شریفی سرپزست فرمانداری کازرون:

تعلل پيمانكارعلت تاخيردربهره برداري ازسيلوي كازرون

مرتضي شريفي ، دوشنبه در گفت و گو با درخشنده خبرنگار کازرون نما، با عنوان اينكه قرارداد اين پروژه از سال 84 آغاز شده است، اظهار داشت: پيمانكار اين پروژه مي بايست با جديت و با قوت و سرعت هر چه تمامتر براي اتمام اين سيلو تلاش كند.

کد خبر: ۴۹۴۳

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۶:۲۰

سرپرست فرمانداري كازرون گفت: تعلل پيمانكار در اجراي پروژه سيلوي 50 هزار تني اين شهرستان از جمله دلايل تاخير در بهره برداري از اين سيلو است.

مرتضي شريفي ، دوشنبه در گفت و گو با درخشنده حبرنگار کازرون نما، با عنوان اينكه قرارداد اين پروژه از سال 84 آغاز شده است، اظهار داشت: پيمانكار اين پروژه مي بايست با جديت و با قوت و سرعت هر چه تمامتر براي اتمام اين سيلو تلاش كند.

وي بيان كرد: براساس قول پيمانكار اين پروژه ،ساختمان و محوطه اين سيلو كه تا كنون 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد تا پايان امسال بطور كامل به اتمام مي رسد.

شريفي افزود:دولت به منظور پيشرفت اين پروژه اعتبارات خوبي به اين امر اختصاص داده و تا كنون 40 ميليارد ريال براي براي احداث آن هزينه شده و امسال نيز پنج ميليارد ريال به اين مهم تخصيص يافته است.

او اظهار داشت: با توجه به اينكه شهرستان كازرون يكي از قطب هاي مهم كشاورزي در استان فارس به شمار مي آيد ، راه اندازي اين سيلو نقش مهمي در نگهداري محصول گندم اين شهرستان دارد .

شريفي افزود: چنانچه مسوولان مربوطه نيز در اجراي اين پروژه همكاري و مساعدت بيشتري اعمال مي كردند ، بدون ترديد اين سيلو تا كنون به بهره برداري رسيده بود.

وي گفت: دست اندركاران مرتبط با اجراي پروژه ها، مي بايست براي به انجام رسيدن هر چه سريعتر آنها، حساسيت و اهتمام بيشتري داشته باشند تا اين پروژه ها در موعد مقرر به بهره برداري برسد.

مدير پروژه اين سيلو در گفت و گو با درخشنده خبرنگار کازرون نما، بيان داشت: قرارداد اين پروژه از سال 84 با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه منعقد و مدت اجراي آن 18 ماه تعيين شده بود .

تي ناب افزود: به سبب وجود برخي از مشكلات از جمله عدم تخصيص به موقع اعتبار و همچنين افزايش قيمت برخي از مصالح ، پيشرفت كار با تاخير مواجه و براي مدتي نيز اين پروژه تعطيل شد و اين مسايل در سرعت بخشيدن به ادامه كار و تحويل به موقع آن نقش عمده اي داشت.

وي با بيان اينكه براي اتمام كامل ساختمان اين سيلو به 35 ميليارد ريال اعتبار نياز است ادامه داد: در صورتي كه با مشكلات ياد شده مواجه نشويم ، تا پايان امسال بخش تعهدات مندرج در قرارداد مرتبط با اين پروژه كه شامل احداث ساختمان و محوطه اين سيلو و همچنين نصب مخازن آن است ، به اتمام خواهد رسيد.

تي ناب افزود: مرحله نصب تجهيزات و دستگاه هاي اين سيلو بر عهده شركت ديگري است كه پس از انجام آن ، اين سيلو راه اندازي خواهد شد.